SSME Dictionary

English-Czech Dictionary of SSME / Anglicko-český slovník SSME

The goals of the dictionary are / Cíle tohoto slovníku jsou
 * 1) to set up right Czech translation of terms related to SSME / ustanovit správný překlad termínů souvisejících SSME
 * 2) to explain SSME basic terms easily (e.g. to colleagues at work or to an examiner) / vysvětlit jednoduše základní SSME termíny (např. pro kolegy v práci nebo zkoušejícímu)

Don't lough if there are some mistakes in translation and correct them please. If you aren't sure about some explanation or translation, please write it on discussion page. Please describe each term in around 50 words (to be discussed). / Nepochlebuj se chybám v překladu a raději je oprav prosím. Když si nejsi jistý nějakým vysvětlením nebo překladem, napiš to prosím na diskuzní stránku. Popiš prosím každý termín pomocí 50-100 slov (k diskuzi).

= C =

Critical Chain / Kritický řetěz
Critical Chain is the longest sequence of resource-leveled tasks that lead from beginning to end of the project. Project management method based on Critical Chain originates from Theory of Constraints and extends Critical Path Method to the environment with limited resources. The CPM also solve multitasking, murphys's laws, parkinson's project law and student syndrom using principle of relay runner, monitoring and managing by time buffers placed at the end of the project and at the end of paths connecting to critical chain.

Kritický řetěz je nejdelší posloupnost úloh s dostupnými zdroji, které vedou od začátku do konce projektu. Metoda projektového řízení na něm založená vychází z teorie omezení a rozpracovává metodu kritické cesty pro prostředí s omezenými zdroji. Metoda řeší také multitasking, murphyho zákony, parkinsonův projektový zákon a studentský syndrom pomocí principu štafetového běžce, sledování průběhu a řízení pomocí čerpání časových nárazníků umístěných na konci projektu a na cestách projektu napojujících se na Kritický řetěz.

Related terms:

Related subjects: PA179 Project Management and Service Lifecycle, SZZ TOC – Theory of Constraints, Critical Chain, and management of projects with floating objectives

= D =

Double-loop learning system / ????
= E =

Explicit knowledge / Explicitní znalost
Related terms: knowledge / znalost

Related subjects: SZZ Service systems and how to understand its domain

= I =

ITIL / ITIL
ITIL is a framework of... The abbreviation ITIL means Information Technology Infrastructure Library.

ITIL je rámec... Zkratka ITIL znamená Information Technology Infrastructure Library - knihovna infrastruktury informačních technologií.

= K =

Knowledge / znalost
= M =

Mention-Use Paradigm / Princip zmiňování-užívání
see discussion page

= P =

Petri Nets / Petriho sítě
Petri Nets is a modeling language for description of distributed systems. The model can be represented both of graphical and mathematical included its execution. Graphically is represented as a directed bipartite graph. This graph has two types of nodes - places and transitions. Arcs every time connect one place and one transition. Execution of tokens is then represent as a dot in places. Mathematically Petri Net is a triad of sets of places, transitions and valued arcs. For execution we need the initial state of tokens. Transition can happen when there is as much tokens in input places as input arcs are valued.

Petriho sítě jsou modelovací jazyk pro popis distribuovaných systémů. Model může být reprezentovaný jak graficky, tak matematicky včetně jeho provedení. Graficky je reprezentovaný jako bipartitní graf s ohodnocením. Tento graf má dva typy uzlů - místa a přechody. Hrany mohou vždy vést jenom mezi jedním místem a jedním přechodem. Provádění je pak symbolizováno tečkami v místech, které reprezentují tokeny. Matematicky je Petriho síť trojice množin míst, přechodů a ohodnocených hran. K vykonání pak potřebujeme počáteční stavy tokenů a k přechodu může dojít pokud na vstupních místech je alespoň tolik tokenů, jaké je ohodnocení odpovídajících vstupních hran.

= S =

Six Sigma / Six Sigma
= T =

Theory of Constraints (ToC) / Teorie omezení (TO)
The Theory of Constraints is a management philosophy that focuses the resources of an organization on improving the performance of the constraint that directly affects the Profit and Loss. ToC is based on the idea that every activity has own bottleneck that don't allow to increase throughput until exploiting it, subordinating everything to this exploitation and elevating it so that it's not bottleneck anymore.

Teorie omezení je filosofie řízení zdrojů organizací vylepšení výkonu jednotky, která přímo ovlivňuje zisk a ztrátu. TO je založena na myšlence, že každá aktivita má svoje úzké hrdlo, které neumožňuje zvýšit výrobní kapacitu dokud není maximálně efektivně využita jeho kapacita, vše ostatní se tomu nepřizpůsobí a nerozšíří se.

Related terms:

Related subjects: PA179 Project Management and Service Lifecycle, SZZ TOC – Theory of Constraints, Critical Chain, and management of projects with floating objectives